<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MASSETS" Name="購建固定資產計畫執行情形明細表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR080_A" />
　　　　<Sender Name="國立清華大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>購建固定資產計畫執行情形明細表</報表名稱>
　　　　<日期>104年02月</日期>
　　　　<基金>國立清華大學校務基金</基金>
　　　　<單位>新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<以前年度保留數>146859456.00</以前年度保留數>
　　　　　　<本年度法定預算數>1101589000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本年度奉准先行辦理數 />
　　　　　　<調整數 />
　　　　　　<本年度可用預算數>1248448456.00</本年度可用預算數>
　　　　　　<累計預算分配數>81087262.00</累計預算分配數>
　　　　　　<實際執行數-實支數>75648135.00</實際執行數-實支數>
　　　　　　<實際執行數-應付未付數 />
　　　　　　<實際執行數>75648135.00</實際執行數>
　　　　　　<實際執行數-百分比>93.29</實際執行數-百分比>
　　　　　　<比較增減>-5439127.00</比較增減>
　　　　　　<比較增減-百分比>-6.71</比較增減-百分比>
　　　　　　<契約責任數 />
　　　　　　<結餘款 />
　　　　　　<累計工程進度-預估 />
　　　　　　<累計工程進度-實際 />
　　　　</ROW>
　　　　<差異或落後原因>1.土地改良物：
(1)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):未及於104年度預算內編列，將由本校預算調整容納。
2.房屋及建築：
(1)清華實驗室新建工程：1.目前施工進度略為落後，主要為結構體施工及機電與空調配管施工進度有落後
之情形。2.第11、12期款（103年9、10月估驗計價款）尚未於104年2月完成核銷程序。
3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。
4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。
5.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。</差異或落後原因>
　　　　<改進措施>1.土地改良物：
(1)全校區污水納管與機電管路工程(第1區):未來將循預算程序提編。
2.房屋及建築：
(1)清華實驗室新建工程：1.工程進度落後已請施工單位協調協力廠商增加出工數趕工，以免影響後續工項
施工。2.第11、12期（103年9、10月）估驗請款資料目前承商澄清事項已提送，待專案管理函文提送估
驗資料後，進行校內核銷流程，預計可於4月付款。第13期（103年11月）估驗計價資料已請廠商加速辦
理。
3.機械及設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
4.交通及運輸設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
5.什項設備：本校訂有三階段結算收回機制定期督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。</改進措施>
　　　　<請扼要說明累計執行數未達累計分配數百分之七十的原因 />
　　</DataSet>
</GenericData>

